--- title: ApacheCon kind: wikiarchive ---

# ApacheCon - Apache-Konferenz

Die ApacheCon ist die jährliche Apache-Entwicklerkonferenz der Apache Foundation, euroäischer Teil.

## Dauer

Die Konferenz geht vom 18-22. Juli 2005; das ist Montag bis Freitag. Montag und Dienstags gehts um 10:00 Uhr los und hört um 17:30 Uhr auf, die restlichen Tage gehts um 8 Uhr los und endet (spät) abends.

## Aufbau

Im Gegensatz zur Guadec werden wir hier nur das Netzwerk lokal legen. Alles andere wird von einem Event-Management gemacht.

- Wann sollen wir uns am Freitag wegen dem Aufbau treffen??? ChristianFechter

## Räume

Es wurden folgende Räume angemietet:

### Montag

- Bertha-Benz-Saal
- Karlsruhe
- Mannheim
- Reutlingen
- Studio A

### Dienstag

- Bertha-Benz-Saal
- Karlsruhe
- Mannheim
- Reutlingen
- Studio A

### Mittwoch

- König Karl Halle
- Bertha-Benz-Saal
- Karlsruhe
- Mannheim

### Donnerstag

- König Karl Halle
- Bertha-Benz-Saal
- Karlsruhe
- Studio A

### Freitag

- König Karl Halle
- Bertha-Benz-Saal
- Bertha-Benz-Foyer
- Studio A

### Ausstellung

Findet im List-Saal statt und da wird ab Dienstag für aufgebaut. Kann also für Leitungslegung benutzt werden; auch da sollten Access Points stehen.

### Räume insgesamt:

- Bertha-Benz-Saal (1. Etage)
- Bertha-Benz-Foyer (1. Etage)
- Karlsruhe (1. Etage, neben Bertha-Benz-Saal)
- Mannheim (1. Etage, neben Bertha-Benz-Saal)
- Reutlingen (2.Etage, neben Konferenzbüro, Wie verkabeln wir diesen Raum?) * ggf. festverlegbares LAN-Kabel mit Netzwerkdosen an den Enden bzw Patchpanel (vom 1. in den 2. Stock) ChristianFechter
- Studio A (2. Etage, direkt neben dem Listsaal)
- König-Karl Halle (2. Etage, Braucht dieser Raum Netzwerk?)
- List-Saal (2. Etage, reicht da WLAN?)
- Turm B (2. Etage, NOC und Aussenanbindung)

## Helfer

Bisher haben sich gemeldet:

- Moritz Seltmann (MoS)
- BastianBlank
- JoergHoh
- PhilippRiegger?
- ChristianFechter (chriss-74)
- HannoWagner
- IxS
- Nicolas Vilz (DevNiv)
- NDiM

## ToDo?

- Anbindung WAN
- Verkabelung des Hauses der Wirtschaft
- Aufbauen der WLAN-Access Points
- Spass haben
- Unter Tage aufpassen dass alles tut.

## ToDo? Montag

Physische Aktionen:

- Aufbau der zweiten Richtantenne an der FH (NDiM + N.N.)
- Reutlingen: Switches aufstellen, AP aufstellen, Kabel verkleben
- KKH: AP ersetzen durch (Switch und Crossover-Kabel) bzw. Verbinder, Gummimatte vor Notausgang verlegen)
- Studio A: Fertigmachen (Cross-Kabel, Verbinder, Switch, AP, Gummimatte vor Notausgang)
- Alle Räume auf APs checken (BBS, MA, KA)
- ...

Software-Konfiguration:

- Asymmetrisches Routing über die zwei Richtfunkstrecken (zur Not auch Bonding)
- arpwatch für die Switches
- ...

Zeitplan:

- ab 07:00 Zugang zur FH möglich
- ab 07:30 Zugang zum HdW? möglich
- ab 08:00 Eintreffen Eth-Verbinder + Nullmodem-Kabel
- ab 10:00 Produktionsbetrieb
- ...

-- NDiM - 17 Jul 2005

## Zeitplan

Wir müssen entweder Freitag nachmittag oder Montag sehr früh (7 Uhr morgens) die WAN-Anbindung zum Laufen kriegen. Kann bitte jeder hier eintragen wann er Zeit hat zum Helfen? Wichtig ist vor allem Freitag nachmittag und Sonntag (Verkabelung).

- JoergHoh (früher Freitag nachmittag ist nicht möglich, gegen später vielleicht)
- ChristianFechter (kann Freitag Nachmittag bis Montag Morgen); bringt auch eine Kiste Kabel von JoergHoh mit
- NDiM (Freitagnachmittag, Sonntag, und/oder Montagmorgen)
- DevNiv (Je nachdem, wann die Cisco-Pruefung am Freitag endet, ich denke mal ab 15:00 bis 16:00 Uhr, ansonsten die naechste Woche ueber)

## WLAN

Die Accesspoints werden von IxS vorkonfiguriert, sofern man ihm die entsprechenden IPs mitteilt und können dann auf der ApacheCon aufgebaut werden. Funkbridge zur FH ist noch unklar. (Welche Version wir nutzen werden; MeshCubes? oder Linksys APs)

-- IxS

Mit den übertakteten WRT54GS-Accesspoints sind laut IxS auch keine spontanen Resets mehr zu erwarten. Daher mein Vorschlag, daß wir diese für die Funkverbindung benutzen.

-- JoergHoh - 07 Jul 2005